# 探索进度

## 2026-08-17

- 启动“供水前端联调完善”任务：供水首页 GIS 大屏、菜单启用、缺页补齐、监测设备过滤和报警文档对齐。
- 已恢复既有规划和记忆库，确认第一阶段供水 19 个页面代码仍在未提交工作区中，后续将增量修改并保留用户现有改动。
- Firecrawl CLI 和 npm 入口均不可用，已记录错误并切换为本地 DOCX 解析方案。
- 已使用工作区 DOCX 解析库生成 `.firecrawl/water-monitor-alarm.md`，完整提取 201 个段落；文档内容仅作为产品规格参考。
- 已提取报警管理、审核、阈值和 GIS 一张图的核心字段、交互与数据表支撑要求。
- 已确认供水首页为空壳；第一阶段缺页入口代码实际存在，动态菜单缺失是模块不可见的主要原因。
- 已对比燃气首页和供水组件，确定首页采用同类三栏 GIS 大屏结构，报警页需要补实时异常、处置派单、审核流程和 GIS 底图。
- 已确认后端报警详情、派单、审核、流程和地图接口均已开发，前端可直接补齐交互。
- 已确认设备、统计和设施 GIS 页面代码存在；菜单 SQL 需要覆盖页面和按钮权限。
- 已发现运行监测后端未按设备子类型过滤，计划在服务层补充类型约束，避免仅靠前端隐藏无关设备。

- 启动“供水管网安全运行监测系统”前端设计与开发任务。
- 已读取前端 `AGENTS.md`、记忆库、既有规划文件、技术栈与 Git 状态。
- 已确认使用 PDF 解析、文件化规划和测试驱动流程；下一步解析 5.3.2 章节并盘点前后端接口与现有页面。
- Firecrawl CLI 不可用；已切换为本地 `pypdf/pdfplumber` 解析方案，并将 `.firecrawl/` 加入 `.gitignore`。
- 已使用工作区 Python 完成规划会话恢复检查，未发现需要补写的历史代码变更。
- PDF 已确认可读取，共 186 页；完整提取的一行命令失败后，改为本地逐页解析脚本。
- 已完成 PDF 全文的本地 Markdown 提取，并定位第 52-54 页的 5.3.2 章节。
- 已整理四个一级模块和 19 个页面的功能要求；下一步逐项核对后端接口覆盖率。
- 已新增供水统一 API、响应适配模型和模型测试，将原有流量、压力、漏失、报警、审核、阈值、报警一张图页面由模拟数据改为真实接口。
- 已新增设备台账、维修派单、异常、维修记录、设备 GIS、管网统计和设施 GIS 页面，并复用既有五类供水设施 CRUD 页面。
- 已接入设施 GeoJSON Point/LineString、设施统计柱状图/饼图，并修正报警和设备经纬度点位的边界归一化。
- 已补齐 `waterSupply/facility/*`、`device/*`、`monitoring/*`、`monitorAlarm/*` 共 19 个动态菜单组件入口。
- `node tests/waterSupplyModel.test.mjs`、32 个供水 SFC 解析、Node 24 生产构建均通过；构建仅有项目既有 Sass 弃用提示。
- 交付复核发现并修正监测 VO 字段映射：流量 `instantFlow`、压力 `pressureValue` 现可同时用于点位表格与 24 小时趋势；回归测试先失败后通过。
- 本地开发服务器已在 `http://127.0.0.1:5173/` 启动，登录页资源正常；因本机 8300 后端未运行，验证码返回接口 500，无法完成登录后动态菜单和真实数据联调。

## 2026-08-14

- 完成根目录、package、README、源码文件清单核对。
- 完成 main/App、permission/router、Pinia user/permission、request 和 Vite 插件链路阅读。
- 完成业务模块数量、API 使用、地图/图表/轮询特征的静态统计。
- 当前无代码修改；工作区原始 Git 状态干净。
- 已根据用户确认的方向撰写记忆库设计文档：`docs/superpowers/specs/2026-08-14-project-memory-design.md`。
- 用户已通过设计；已创建实施计划：`docs/superpowers/plans/2026-08-14-project-memory.md`。
- 已在当前目录创建 `AGENTS.md` 与 `memory/` 记忆库，写入项目索引、长期记忆和 2026-08-14 会话记录。
- 已通过目录结构、敏感信息和变更范围检查；未修改 `src/`、`package.json` 或 Vite 配置。
- 完成前尝试运行 `npm test`，项目未配置该脚本；已记录为现有测试能力缺口。
- 读取后端主记忆库并完成前后端工程边界、启动入口和代理路径复核。
- 静态统计 12 个前端业务域的 API 接入、模拟数据、地图、图表和轮询使用情况。
- 反查后端供水 Controller、登录/菜单、安全配置、网关和设备采集/告警链路。
- 更新前端记忆库，记录供水前端断层和已确认的接口/调用问题；未修改运行代码。

## 2026-08-17 供水前端继续完善（燃气风格首页/导出/GIS联动）

- 已按燃气管网大屏样式重写供水首页 `WaterSupplyHome.vue`：三栏 GIS 大屏、BMapGL 地图、ECharts 设施统计/报警统计、监测点/设备/告警实时卡片，并接入供水设施、设备、报警、监测后端接口。
- 供水设施五类基础页面（水源地/水厂/泵站/管网/用水户）已增加“导出”和“GIS 联动”按钮，对接 `WaterFacilityExportController` 文件流接口。
- 供水设施 GIS 页支持通过路由 `?type=source|plant|pumpStation|pipe|user` 预筛选图层，与基础台账页面联动定位。
- 管网数据统计分析页增加 Excel 导出按钮，对接 `/waterSupply/pipeNetwork/statistics/export`。
- 运行监测和设备管理页面增加“GIS 联动”快捷入口，跳转设备 GIS 一张图。
- 验证：模型测试通过；相关 12 个 SFC 解析通过；`npm run build:prod` 退出码 0。

## 2026-08-17 根据反馈继续调整供水前端

- 已取消供水设施台账、监测、设备页面中的“GIS 联动”按钮，保留导出功能；GIS 入口改为独立菜单页面。
- 已将供水设施 GIS 一张图重写为燃气管网 `GisDashboard` 同款风格：左侧图层控制/图例/统计/详情，中间百度地图，支持搜索定位、放大缩小、全图。
- 新增前端静态菜单 `src/router/modules/waterSupplyRouter.js`，在侧边栏增加“供水设施GIS一张图”“管网数据统计分析”“报警工单处置”三个入口，解决“找不到管网数据统计分析页面”和“菜单无 GIS 页面”的问题。
- 新增“报警工单处置”页面 `waterSupply/monitorAlarm/workOrder.vue`，参考燃气业务工单处置页设计，支持工单列表、详情、派单、核查、处理、提交验收、验收通过/结案、处理历史时间线。
- 后端 `BusinessWorkOrderServiceImpl` 增加 `equipmentType='water'` 过滤分支，供水报警派发后的工单可按供水设备类型查询和处置。
- 运行监测后端 `MonitoringServiceImpl` 已有 `constrainToMonitoringTypes` 按流量/压力/漏失子类型过滤，三个子页面只会取对应类型设备；前端继续沿用该接口。
- 验证：相关 SFC 解析通过；`npm run build:prod` 退出码 0。
